# 科研进度预警报告执行记录：Gitlink/gitlink-cli

> 本文档是 `gitlink-research-progress` skill 在真实仓库上的执行记录。
> 仓库：`Gitlink/gitlink-cli`（GitLink 平台 CLI 工具，GitLink 上最活跃的项目之一）。
> 执行方式：纯远程只读，所有数据通过 `gitlink-cli` 获取，未 clone 本地。
> 注：本仓库为工具仓库（非纯科研仓库），用于充分验证预警逻辑；该 skill 同样适用于科研仓库（见 FairMOT 补充场景）。

---

## 执行的命令序列

```bash
# ① 仓库元信息
gitlink-cli repo +info --owner Gitlink --repo gitlink-cli --format json
#   → issues_count=19, default_branch=master, forked_from_project_id=null（非镜像）
#   → 注：repo +info 的 created_at/updated_at 字段返回 null（GitLink 数据现实），改用提交时间推断活跃度

# ③ Issue 全量（核心数据）
gitlink-cli issue +list --owner Gitlink --repo gitlink-cli --state all --format json
#   → 19 条 Issue（closed_count 字段=10，但不可靠，按 status.name 客户端重统计）

# ④ 提交活跃度
gitlink-cli commit +list --owner Gitlink --repo gitlink-cli --limit 50 --format json
#   → 15 条提交（仓库提交总数本身不多，返回 < limit，按实际数计算）

# ⑤ 里程碑
gitlink-cli milestone +list --owner Gitlink --repo gitlink-cli --format json
#   → total_count=0（未启用里程碑管理）
```

## 关键数据摘要（执行时实测，2026-06-29）

| 指标 | 实测值 |
|---|---|
| Issue 总数 | 19 |
| 状态分布（按 status.name）| 新增 9 / 关闭 10 / 空 2 |
| 未解决（status=新增）| 9 |
| 已解决（关闭）| 10 |
| 高优先级无人认领 | 0 |
| 未解决且 0 评论 | 2（#17、#18）|
| 最长停滞 | #2 停留 86 天 |
| >60 天未解决 | 3（#2=86天、#5=65天、#6=64天）|
| 30-60 天未解决 | 4（#14=43天、#15=40天、#17=38天、#18=37天）|
| 近 30 天新增 / 关闭 | 2 / 0（净 +2）|
| 近 30 天提交 / 前 30 天 | 15 / 0（活跃上升期）|
| 最近提交 | 2026-06-22 |
| unique 贡献者 | 4（wbtiger、co63oc、Tiger、wangyue789）|
| 里程碑 | 0（未启用）|

---

## 🚨 科研进度预警报告 — Gitlink/gitlink-cli

```
═══════════════════════════════════════════════════
报告日期: 2026-06-29   仓库: Gitlink/gitlink-cli
最近提交: 2026-06-22（4 小时前仍活跃）   非镜像仓库
健康度基线（委托 project-health）: 关闭率 53%（10/19） / 活跃度: 近期活跃
分析方式: 纯远程只读（gitlink-cli issue/commit/milestone/repo）
说明: 本报告呈现项目时间线上的风险信号，由读者结合自身对项目的了解
      自行判断；风险等级与评分仅作辅助参考，不构成绝对结论。

═══════════════════════════════════════════════════
📊 预警清单（按风险等级 🔴→🟡→🟢 排序）
═══════════════════════════════════════════════════

【🔴 高风险】信号① 长期停滞的未解决 Issue
  信号证据:
    • 存在 3 个停留 >60 天的未解决 Issue：
      #2「gitlink-cli 使用讨论与反馈收集」停留 86 天
      #5「通过这个skill认领任务…」停留 65 天
      #6「只要创建Issue就让Agent开始干活」停留 64 天
    • 另有 4 个停留 30-60 天：#14(43天)、#15(40天)、#17(38天)、#18(37天)
    • 客户端重统计：未解决 9 条（status=新增），已关闭 10 条
  科研影响: 对应到科研仓库场景，长期未解决的 Issue 往往是"复现失败/实验卡住"
    的信号——问题被提出却长期无人能解，意味着可能触及方法本身的瓶颈或无人投入。
  建议动作: 逐条评估这 7 个 >30 天的 Issue 是否阻塞关键路径；#2 是"讨论收集"
    类（非阻塞），但 #14/#15/#17/#18 属于功能/数据类问题，建议优先看。

【🟡 中风险】信号③ 未解决且零响应
  信号证据:
    • 2 个未解决 Issue 零评论：#18「issue +update后issue状态框变红色」、
      #17「API是否支持自动读取仓库内文件」
  科研影响: 问题被晾、无社区讨论。科研场景里常见于冷门方向或问题表述不清，
    长期零响应会导致复现者求助无门。
  建议动作: 补充复现步骤/最小示例以吸引响应；#17 实为功能疑问，建议维护者答复。

【🟡 中风险】信号④ 积压趋势（关闭速率 vs 新增速率）
  信号证据:
    • 近 30 天：新增（未解决）2 条，关闭 0 条，净变化 +2
    • 对比静态关闭率 53%（project-health 基线），近 30 天趋势偏积压
  科研影响: 积压在缓慢恶化（净增），说明问题增长快于解决速度。虽未到 >3 的
    红线，但配合信号①的历史欠账，值得警惕。
  建议动作: 关注关闭速率能否跟上；若下个周期仍净增，升级为高风险。

【🟢 正常】信号② 高优先级问题无人认领
  信号证据: priority_name='高' 且无人认领的未解决 Issue = 0
  说明: 现有未解决 Issue 多为"正常"优先级，无高优先级瓶颈卡死。

【🟢 正常】信号⑤ 提交活跃度突变
  信号证据:
    • 近 30 天 15 次提交（活跃），前 30 天 0 次（对比为上升，非停滞）
    • 4 位 unique 贡献者（wbtiger/co63oc/Tiger/wangyue789），非单人维护
    • 最近提交 2026-06-22，4 小时前仍有活动
  说明: 项目处于活跃开发期，无突击后停滞迹象，bus factor 健康。

【— 无数据】信号⑥ 里程碑 DDL
  原因: milestone +list 返回 total_count=0，该仓库未启用里程碑管理。

═══════════════════════════════════════════════════
📈 总体趋势概览
═══════════════════════════════════════════════════
  • 积压趋势: 轻微恶化（近 30 天净 +2，配合历史 7 个 >30 天欠账）
  • 提交活跃度: 上升期（近 30 天 15 次提交，4 贡献者，4 小时前仍活跃）
  • 关注焦点: ① 7 个长期未解决 Issue（尤其 #14/#15/#17/#18 功能类）；
              ③ 2 个零响应 Issue 需补充上下文。

═══════════════════════════════════════════════════
参考性风险评分（辅助总结，请以上方证据为准自行判断）
  ① 停滞风险    25/25   ② 资源未就位   0/20
  ③ 响应沉寂    10/15   ④ 积压趋势    10/20
  ⑤ 活跃度突变   0/20   ⑥ 里程碑(可选)  不适用
  参考风险总分: 45/100（越高风险越大，0=全维度无风险）
  参考预警等级: 🟡 中（30-60）
  (仅供索引，不代表项目绝对成败)
═══════════════════════════════════════════════════
```

---

## 结论（供读者参考，非定论）

基于上述证据，`Gitlink/gitlink-cli` 呈现**"开发活跃，但有历史积压"**的中风险画像：

| 维度 | 状态 | 关键证据 |
|---|---|---|
| 当前活跃度 | 🟢 健康 | 近 30 天 15 次提交、4 贡献者、4 小时前仍活动 |
| 历史欠账 | 🔴 偏重 | 3 个 >60 天 + 4 个 30-60 天未解决 Issue |
| 积压趋势 | 🟡 轻微恶化 | 近 30 天净 +2，关闭速度未跟上 |
| 响应沉寂 | 🟡 局部 | 2 个零响应 Issue |

**核心判断**：项目本身在积极维护（活跃度信号反驳了"弃坑"可能），但存在一批历史遗留未解决 Issue，且近期关闭速度跟不上新增。建议优先处理 #14/#15/#17/#18 这类功能性欠账，并关注积压趋势是否持续恶化。风险总分 45/100 为中等级别，属"需关注但非紧急"。

> 本报告为辅助参考，项目实际健康状况需结合维护者资源、版本节奏等综合判断。

---

## 复现说明

本报告可通过 `gitlink-research-progress` skill 对 `Gitlink/gitlink-cli` 复现。触发方式：对 Agent 说"预警 Gitlink/gitlink-cli 的进度风险"，Agent 会按 SKILL.md 的 7 步工作流执行。所有命令均为纯远程只读，无需 clone。
